#  3月份工作目标

## 项目概述
换单服务系统，主要功能包括标签替换请求处理、标签扫描记录管理、批量查询、客户管理、Excel导出等。3月份目标将重点关注换单系统优化、swiftX供应商接入和系统功能完善等方面。

## 当前进度（截至3月9日）
- 换单系统：正在进行系统架构优化和功能完善
- 供应商接入：swiftX已完成技术对接，只差测试和上线
- AI物流Agent：计划在下两周开始搭建

## 3月份工作目标

### 第二周（3月8日-3月14日）

#### 1. 换单系统优化
- [ ] 优化系统架构，订单结构加入订单状态字段等，稳定系统换单能力（当前系统支持：每秒接收和处理18单、日均5W单、高峰期每小时6W单）
- [ ] 完善数据监控功能：
  - [ ] 软件实时检测是否异常，接入飞书用一个简单接口确保程序正常运行
  - [ ] 异常情况立刻在飞书群里通知
  - [ ] 当集包失败或扫描包裹出单失败时，超过一定数量的记录失败则发送给运营
- [ ] 优化现场人工换单流程，提升操作效率：
  - [ ] 人工换单加入换单成功和换单失败语音提示参考PDA
  - [ ] 执行缓存方案加快出单效率
- [ ] 完善客户下单、数据查询功能：
  - [ ] 支持excel导入换单数据
  - [ ] 支持客户API查询换单结果

#### 2. 供应商接入
- [ ] 完成swiftX供应商的测试验证
- [ ] 解决测试过程中发现的问题
- [ ] 准备swiftX上线部署
- [ ] 完成swiftX正式上线

### 第三周（3月15日-3月21日）

#### 1. 新版OMS框架确认
- [ ] 评估新版OMS框架的技术架构和功能特性
- [ ] 确认OMS框架与现有系统的集成方案
- [ ] 制定OMS框架的实施计划和时间节点
- [ ] 完成OMS框架的技术文档编写

#### 2. 客户中心功能模块集合
- [ ] 实现客户信息管理功能，支持客户资料的CRUD操作
- [ ] 开发客户服务管理功能，展示当前使用的服务
- [ ] 实现客户API密钥管理功能，支持API权限控制
- [ ] 开发客户权限管理功能，实现角色和权限的精细化管理

### 第四周（3月22日-3月31日）

#### 1. AI物流Agent基础搭建
- [ ] 设计AI物流Agent的技术架构
- [ ] 实现AI物流Agent的核心功能模块
- [ ] 开发AI物流Agent与现有系统的集成接口
- [ ] 进行AI物流Agent的基础测试

#### 2. 完善系统文档，编写操作指南和技术文档
## 关键技术点

1. **系统架构优化**
   - 采用微服务架构，提高系统的可扩展性
   - 实现服务间的解耦，提高系统的稳定性
   - 优化数据库设计，提高数据查询效率
   - 实现缓存机制，减少数据库压力
   - 订单结构加入订单状态字段

2. **数据监控系统**
   - 使用Prometheus和Grafana实现系统监控
   - 开发自定义监控指标，监控系统关键指标
   - 实现异常数据的自动预警和通知
   - 开发数据统计和分析功能，提供数据看板
   - 接入飞书通知系统，实现异常情况实时通知

3. **供应商接入**
   - 完成swiftX的测试验证
   - 解决测试过程中发现的问题
   - 准备swiftX上线部署
   - 完成swiftX正式上线

4. **现场换单效率提升**
   - 优化现场换单操作流程，减少操作步骤
   - 开发移动端换单操作界面，提高操作便捷性
   - 实现换单状态的实时更新和通知
   - 进行现场换单流程的测试和优化
   - 加入换单成功和换单失败语音提示
   - 执行缓存方案加快出单效率

5. **AI物流Agent**
   - 设计AI物流Agent的技术架构
   - 实现AI物流Agent的核心功能模块
   - 开发AI物流Agent与现有系统的集成接口
   - 进行AI物流Agent的基础测试

6. **新版OMS框架**
   - 评估OMS框架的技术特性和功能
   - 设计OMS框架与现有系统的集成方案
   - 开发OMS框架的适配器，实现与现有系统的无缝集成
   - 制定OMS框架的实施计划和时间节点

7. **客户中心功能**
   - 实现客户信息管理功能，支持客户资料的CRUD操作
   - 开发客户服务管理功能，展示当前使用的服务
   - 实现客户API密钥管理功能，支持API权限控制
   - 开发客户权限管理功能，实现角色和权限的精细化管理
   - 支持excel导入换单数据
   - 支持客户API查询换单结果

## 预期成果

1. 完成系统架构优化，提高系统稳定性和可扩展性
2. 完善数据监控功能，实现实时监控系统运行状态，接入飞书通知
3. 完成swiftX供应商的正式接入和上线
4. 提升现场人工换单的效率和体验，加入语音提示和缓存方案
5. 确认新版OMS框架的技术架构和集成方案
6. 完成客户中心功能模块集合，支持客户管理和API查询
7. 搭建AI物流Agent的基础架构
8. 完成系统集成和测试，确保系统稳定运行
9. 完善系统文档，便于系统维护和使用

## 风险评估

1. **时间压力风险**：3月份时间有限，需要合理安排任务优先级
   - 应对措施：优先完成swiftX上线和换单系统优化，确保核心功能按时完成

2. **系统集成风险**：多个系统和模块集成可能出现兼容性问题
   - 应对措施：进行充分的集成测试，确保各模块协同工作

3. **供应商接入风险**：swiftX测试过程中可能发现问题需要解决
   - 应对措施：与供应商保持密切沟通，及时解决测试中发现的问题

4. **技术复杂度风险**：AI物流Agent搭建技术复杂度高
   - 应对措施：采用敏捷开发方法，分阶段实现功能，优先实现核心功能

## 总结

3月份计划重点关注换单系统的架构优化、功能完善、swiftX供应商接入、新版OMS框架确认和客户中心功能模块集合等方面。根据当前进度，将AI物流Agent搭建安排在第四周，确保核心任务能够按时完成。通过分阶段开发，确保系统功能完整、性能稳定、用户体验良好。